# 📊 开发进度互通文档

## 🎯 文档目的

本文档用于与AI开发助手（GPT）互通开发进度，确保双方对项目状态有清晰的了解，避免信息断层和重复工作。

## 🔍 开发概览

### 项目状态
- **当前阶段**：服务编排层实现
- **核心目标**：构建可收费的多商户业务闭环
- **技术栈**：Node.js + TypeScript + React

### 关键里程碑
| 里程碑 | 状态 | 预计完成时间 | 实际完成时间 |
| ------ | ---- | ------------ | ------------ |
| 多商户业务闭环文档完善 | ✅ 已完成 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
| 服务编排地图（SERVICE_MAP） | ✅ 已完成 | 2024-12-16 | 2026-03-18 |
| 领域模型（DOMAIN_MODEL） | ✅ 已完成 | 2024-12-17 | 2026-03-18 |
| 状态机定义（STATE_MACHINE） | ✅ 已完成 | 2024-12-18 | 2026-03-18 |
| 功能开通服务实现 | ✅ 已完成 | 2024-12-19 | 2026-03-18 |
| 系统集成测试 | ⏳ 待开始 | 2024-12-20 | - |

## 📋 任务状态跟踪

### 已完成任务
1. ✅ 完善Business_ClosedLoops.md中的多商户相关闭环
2. ✅ 新建开发进度互通文档
3. ✅ 更新SERVICE_MAP.md文档，定义服务调用链
4. ✅ 更新DOMAIN_MODEL.md文档，定义核心实体及其关系
5. ✅ 更新PERMISSION_RULES.md文档，定义权限规则
6. ✅ 更新BILLING_RULES.md文档，定义收费规则
7. ✅ 更新STATE_MACHINE.md文档，定义状态机
8. ✅ 更新TEST_SPEC.md文档，定义测试规范
9. ✅ 更新AI_RULES.md文档，定义AI执行规则
10. ✅ 实现服务层代码（MerchantService、StoreService、InventorySyncService、AnalyticsService）
11. ✅ 修复AIService.ts中的optimizeProductForPlatform方法
12. ✅ 修复ProductService.ts中的createProduct方法和其他方法错误
13. ✅ 修复InventoryAgingService.ts中的AGING_THRESHOLD_DAYS引用问题
14. ✅ 修复InventoryService.ts中的predictSKUDemand方法
15. ✅ 修复ChatBotController.ts的实现，从tsoa风格改为Express风格
16. ✅ 修复CommandCenterController.ts中的类型问题
17. ✅ 修复AdAutoService.ts中stock可能为undefined的问题
18. ✅ 启动前端服务（运行在 http://localhost:8000）

### 进行中任务
1. 🔄 启动后端服务器

### 待开始任务
1. ⏳ 系统集成测试
2. ⏳ 性能优化
3. ⏳ 安全测试

## 💬 沟通记录

### 最近沟通
- **2024-12-15**：用户提供ChatGPT导出文件，要求完善docs文档后再开始修改代码
- **2024-12-15**：完成Business_ClosedLoops.md的多商户闭环内容完善
- **2024-12-15**：创建开发进度互通文档
- **2026-03-18**：完成所有文档的更新和服务层代码的实现
- **2026-03-18**：修复服务层代码中的编译错误，包括AIService、ProductService、InventoryAgingService和InventoryService
- **2026-03-18**：修复ChatBotController和CommandCenterController的实现问题
- **2026-03-18**：修复AdAutoService.ts中stock可能为undefined的问题
- **2026-03-18**：启动后端服务器，进行系统集成测试准备
- **2026-03-18**：启动前端服务，成功运行在 http://localhost:8000

### AI开发建议
1. 优先进行系统集成测试，确保各服务之间的正确交互
2. 实现完整的错误处理和日志记录机制
3. 优化服务层性能，特别是数据库查询和异步操作
4. 加强安全措施，确保支付流程和数据传输的安全性

## 📝 下一步计划

### 短期计划（1-3天）
1. 进行系统集成测试，验证服务层功能
2. 优化数据库查询和缓存策略
3. 实现完整的错误处理和日志记录

### 中期计划（4-7天）
1. 进行性能测试和优化
2. 实现安全测试，确保系统安全性
3. 完善前端与后端的集成

### 长期计划（8-14天）
1. 部署系统到生产环境
2. 监控系统运行状态
3. 持续优化和迭代系统功能

## 🚨 风险与问题

### 当前风险
1. 系统集成测试可能发现服务间交互问题
2. 数据库性能可能成为系统瓶颈，特别是在高并发场景下
3. 安全漏洞可能存在于支付流程和数据传输中

### 需要关注的问题
1. 确保系统在高并发场景下的稳定性
2. 实现完善的监控和告警机制
3. 加强数据备份和恢复策略
4. 确保符合相关法规和合规要求

## 📞 联系方式

- **项目负责人**：用户
- **AI开发助手**：GPT
- **沟通渠道**：本文档 + 代码注释

---

*本文档将定期更新，确保开发进度的透明和同步。*