# 1.3 广告计划与营销前端【P0 阻塞核心业务】

## 任务列表

| Task ID  | 闭环关联      | 任务描述     | 输入         | 输出     | 触发条件 | 状态          | 优先级 | 依赖       | 预计耗时 | 负责人            | 完成时间 |
| -------- | --------- | -------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | -------------- | -------- |
| FE-AD001 | 广告计划与营销闭环 | 广告计划管理页面 | 广告ID, 筛选条件 | 广告计划列表 | 页面加载 | ✅ completed | P0  | -        | 12h  | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD002 | 广告计划与营销闭环 | 广告投放界面   | 广告ID, 投放参数 | 投放结果   | 点击投放 | ✅ completed | P0  | FE-AD001 | 10h  | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD003 | 广告计划与营销闭环 | ROI分析页面  | 广告ID, 时间范围 | ROI报告  | 点击查看 | ✅ completed | P0  | FE-AD001 | 8h   | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD004 | 广告计划与营销闭环 | AI广告优化功能 | 广告ID, 历史数据 | 优化建议   | 点击优化 | ✅ completed | P0  | FE-AD003 | 10h  | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD005 | 广告计划与营销闭环 | 自动调整策略配置 | 广告ID, 调整规则 | 配置结果   | 点击配置 | ✅ completed | P1  | FE-AD004 | 8h   | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD006 | 广告计划与营销闭环 | 广告效果监控面板 | 广告ID, 时间范围 | 实时效果数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1  | FE-AD003 | 8h   | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |

## 相关闭环

- 广告计划与营销闭环

## 依赖关系

```
FE-AD001 ─┬─► FE-AD002
          └─► FE-AD003 ─┬─► FE-AD004 ─► FE-AD005
                        └─► FE-AD006
```

## 验收标准

- [x] 广告计划管理页面能正确显示广告计划列表
- [x] 广告投放界面能成功执行广告投放
- [x] ROI分析页面能显示准确的广告效果数据
- [x] AI广告优化功能能提供有效的优化建议
- [x] 自动调整策略配置能正确配置调整规则
- [x] 广告效果监控面板能显示实时效果数据
- [x] 所有页面响应时间不超过2秒
- [x] 页面布局合理，用户体验良好

## 测试要求

- [x] 单元测试：覆盖组件渲染和状态管理
- [x] 集成测试：验证与后端API的交互
- [x] 端到端测试：模拟完整的广告管理流程
- [x] 兼容性测试：确保在不同浏览器中正常运行

## 性能要求

- 页面加载时间：首屏加载时间 < 2秒
- 响应时间：用户操作响应时间 < 1秒
- 并发处理：支持100个并发用户

## 安全要求

- 输入验证：所有用户输入必须经过验证
- 权限控制：基于用户角色的访问控制
- 数据加密：敏感数据传输加密
- 防止XSS：实现输入输出过滤
