# 1.3 广告计划与营销前端【P0 阻塞核心业务】

## 任务列表

| Task ID  | 闭环关联      | 任务描述     | 输入         | 输出     | 触发条件 | 状态          | 优先级 | 依赖       | 预计耗时 | 负责人            | 完成时间 |
| -------- | --------- | -------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | -------------- | -------- |
| FE-AD001 | 广告计划与营销闭环 | 广告计划管理页面 | 广告ID, 筛选条件 | 广告计划列表 | 页面加载 | ✅ completed | P0  | -        | 12h  | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD002 | 广告计划与营销闭环 | 广告投放界面   | 广告ID, 投放参数 | 投放结果   | 点击投放 | ✅ completed | P0  | FE-AD001 | 10h  | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD003 | 广告计划与营销闭环 | ROI分析页面  | 广告ID, 时间范围 | ROI报告  | 点击查看 | ✅ completed | P0  | FE-AD001 | 8h   | AI-Frontend-4  | 2026-03-20 |
| FE-AD004 | 广告计划与营销闭环 | AI广告优化功能 | 广告ID, 历史数据 | 优化建议   | 点击优化 | ✅ completed | P0  | FE-AD003 | 10h  | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD005 | 广告计划与营销闭环 | 自动调整策略配置 | 广告ID, 调整规则 | 配置结果   | 点击配置 | ✅ completed | P1  | FE-AD004 | 8h   | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD006 | 广告计划与营销闭环 | 广告效果监控面板 | 广告ID, 时间范围 | 实时效果数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1  | FE-AD003 | 8h   | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |

## 相关闭环

- 广告计划与营销闭环

## 依赖关系

- FE-AD001 → FE-AD002, FE-AD003
- FE-AD003 → FE-AD004, FE-AD006
- FE-AD004 → FE-AD005
